ARQUITECTO+SOFTWARE

BARACALDO JIMENEZ JENNY PAOLA ** - ARQUITECTO DE SOFTWARE **
**GESTION DE RIESGOS – ARQUITECTO DE SOFTWARE - CAJA DE VIVENDA POPULAR** Objetivos: · Verificar que sistema está utilizando la Caja de Vivienda Popular a nivel de software · Conocer que características tienen los equipos y que sistema operativo tiene · Conocer como está estructurada la empresa a nivel de arquitectura de software · Crear un software que tenga toda la información de la empresa, que se encuentre actualizada y que todos los usuarios puedan ingresar al sistema ·

Riesgos: Realizando una verificación del sistema y observando cómo están ubicados los sitios de trabajo en la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR se evidencia que hay posibles riesgos como: · Cambio de equipos ya que la mayoría de ellos son Windows XP  · Hay diferentes sistemas operativos dentro de la empresa y no sería compatible en algunos casos · Hay muchos equipos obsoletos ya que son muy viejos · El servidor no está funcionando correctamente para poder tener una comunicación en línea de todos los usuarios o empleados de la empresa. · No poder desarrollar el software deseado para la empresa en el tiempo propuesto · No ser amigable al usuario.

Fuentes del Riesgo:

· Falta de compromiso del equipo de trabajo desarrollador del software que se está diseñando para la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR · Falta de compromiso de los usuarios adaptarse al nuevo software · Falta de compromiso de los usuarios utilizar la herramienta eficazmente · No saber con claridad lo que se desea en el software · Cambios en los objetivos y el alcance · Cancelación del contrato por parte de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR · Que al momento de utilizar el software no sea un sistema compatible para todos los equipos.

Gestión de Riesgos:

En el software que se le va a desarrollar a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR se encuentran los siguientes riesgos del proyecto


 * **RIESGOS** ||  **SOLUCION** ||
 * No estar seguros de lo que desea el cliente || Realizar reuniones constantes para poder realizar las inquietudes para el desarrollo de software ||
 * Los tiempos dados por la empresa sean muy cortos || Contar con el personal necesario para el desarrollo del software teniendo en cuenta la experiencia que tiene cada uno de los miembros del equipo ||
 * No tener las herramientas de trabajo para poder elaborar el proyecto || Se solicitara a la empresa que sea administrada las herramientas necesarias para realizarla ||
 * Perdida de personal || Es posible que en algún momento del proyecto haya una incapacidad laboral de alguno de los miembros del equipo de trabajo, por ese motivo están conformados por parejas para tener un backup de la información que la otra persona está manejando y así no causar pérdidas de tiempo en el proyecto ||

RIESGOS EN LA ELABORACION DE LA PLANEACION Misión o razón de ser. Lo que se desea desarrollar es un software que pueda optimizar y capturar las necesidades que tiene la CAJA DE VIVIENDA POPULAR del cual se encuentra desubicada en todos los aspectos Razón por la cual se estudiara las necesidades que se tienen dentro de la empresa y cada uno de los usuarios por departamentos, y así poder realizar un software con calidad y acorde a las necesidades del cliente Los riesgos que se pueden tener en el desarrollo del software es no tener todas las herramientas ni la información.

Determinación de la estrategia. Las estrategias que se van a utilizar es tener absolutamente documentado ya que esto sirve como base para algún inconveniente y tener un backup de todo lo que se realiza.

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Se tendrá en cuenta proyectos similares que ya se hayan realizado a satisfacción para tener una idea global del tamaño del software que se va a instalar a CAJA DE VIVIENDA FAMILIAR, o calculando las características del producto y utilizando una aproximación algorítmica desde las características más complejas a las mas simples.

RIESGOS TECNOLOGICOS

Los riesgos tecnológicos que estamos observando es que no toda la empresa cuenta con el mismo sistema operativo, la capacidad y las características no son de las mejores capacidades para que todos puedan acceder al sistema. En este caso el software se instalara en el servidor de la empresa, para que puedan obtener todos los servicios por este medio

RIESGOS DE PERSONAL En el momento de la elaboración del proyecto se pueden contar con riesgos de enfermedades, incapacidades o por motivo de muerte por causa del personal del proyecto. Por este motivo la elaboración del proyecto se realizara por parejas para que el compañero de equipo este en amplias capacidades para continuar el proyecto.

RIESGOS DE HERRAMIENTAS

Se pueden encontrar riesgos en las herramientas de trabajo ya que pueden dejar de funcionar por mala manipulación. O se puede encontrar el caso que la información se encuentre desactualizada la que se desea ingresar al desarrollo de este

RIESGOS DE REQUERIMIENTOS

Los riesgos que podemos encontrar es que el usuario al comienzo del proyecto no indique con puntualidad que es lo que desea, ya que tienen que ser requerimientos reales y que reflejan la satisfacción de las necesidades para realizar el software a satisfacción.

RIESTOS DE ESTIMACION

La medición de los riesgos que se pueden encontrar en el desarrollo del software para la CAJA DE VIVIENDA teniendo la posibilidad de los riesgos sea real
 * ** RIESGO ** || ** CATEGORIA ** || ** PROBABILIDAD ** || ** IMPACTO ** ||
 * La estimación del tamaño del software es significativamente baja || PS || 60% || 2 ||
 * Mayor número de usuarios de los previstos || PS || 30% || 3 ||
 * Los usuarios finales se resisten al sistema || PS || 70% || 2 ||
 * La fecha de entrega del proyecto está muy ajustada || BU || 40% || 3 ||
 * Se presupuesto que se acordó es muy pequeño || BU || 50% || 2 ||
 * El cliente cambia los requisitos del software || CU || 40% || 1 ||
 * La tecnología no alcanzara las expectativas || PS || 80% || 2 ||
 * Falta de formación de las herramientas || DE || 80% || 3 ||
 * Personal sin experiencia || ST || 30% || 2 ||

1. CATASTROFICO 2. CRITICO 3. MARGINAL ** PS ** : Implica un riesgo del tamaño del proyecto ** BU ** : Implica un riesgo en el tamaño del negocio ** CU ** : Perdida económica para la empresa

RIESGOS LEGALES

Los riesgos legales con la CAJA DE VIVIENDA POPULAR es que realicen una copia del software que se desarrollo exclusivamente para ellos, queriendo así venderlo a otras entidades. Que realicen copias los usuarios para fines comerciales o personales.

RIESGOS DE CLIENTE O USUARIO FINAL

El usuario final se encuentre reacio y no esté dispuesto a cambios para utilizar el nuevo sistema de optimización del sistema de la empresa

RIESGOS POLITICOS En el momento que no se desarrolle el software con todas las normas legales tanto nacionales como internaciones se podría correr un gran riesgo a nivel económico ya que hay que cumplir los estándares para poder venderlo pero no comercializarlo ya que es un software exclusivo para la empresa

A nivel de software el ciclo de vida